6.4+conclusiones+y+recomendaciones


 * 6.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**


 * Integrantes:**
 * LUIS FERNANDO CONTRERAS DÍAZ**
 * ULISES RAMÓN MUÑIZ CHÁVEZ**
 * ENRIQUE MÁRQUEZ** **CÁRDENAS**

**CONCLUSIONES**

Todo proyecto es un esfuerzo único para lograr un objetivo específico mediante una serie especial de actividades interrelacionadas y la utilización eficiente de recursos. Uno de las principales metas de un proyecto es llegar al alcance establecido dentro del costo y tiempo programado. Para lograr el objetivo es necesario recurrir a la planeación siendo ésta una función principal del proceso administrativo.

La planeación de un proyecto ayuda a tener un control y administración del mismo, permite ordenar actividades, asignar los recursos correspondientes, generar para cada actividad una programación de duración de inicio y fin y en caso de tener retrasos en lo programado realizar acciones correctivas. Una planeación no es sólo asignar tareas a un grupo de personas, sus funciones principales son: realizar un análisis profundo del proyecto proporcionando la duración de cada actividad y la duración total para la ejecución del proyecto, analizar posibles problemas que puedan presentarse, realizar una nueva programación como alternativa con holguras y especificando las rutas críticas.

Otra función principal de la planeación consiste en asignar al proyecto un costo para cada actividad de forma tal que estos costos se puedan ver reflejados durante la ejecución del proyecto, <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">con esto se pueden tener un control en los costos puesto que se pueden ver reflejados estos <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">mismos dependiendo el avance del proyecto.

<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> **RECOMENDACIONES**

<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Además de tener la programación de actividades es necesario realizar una ruta crítica, ya que con <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">ella se puede observar que actividades se pueden aplazar sin ningún problema de retraso o <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">que otras actividades definitivamente no se pueden recorrer ya que esto ocasionaría que el <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">proyecto no se termine en tiempo y forma

<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Tener siempre presente cuales son los recursos con los que se cuenta para realizar cierta <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">actividad es decir, para realizar un colado es necesario tener en cuenta el personal <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">necesario, el material y equipo para poder ejecutarlo de una manera eficiente. Esto es de <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">suma importancia ya que si no se toman en cuenta estos recursos la programación puede <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">sufrir modificaciones provocando el atraso para la culminación de alguna actividad <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Tener siempre o la mayoría de las veces un control de costos, es decir, por cada semana <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">laboral manejar un formato en el que se especifique que actividades hay por realizar, que <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">actividades se realizaron y que porcentaje de avance se obtuvo de cada una de ellas, esto es <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">para tener un control más minucioso y poder aplicar medidas o acciones correctivas en <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">tiempo.

<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Una última recomendación sería la de tener pequeñas reuniones al menos una vez por <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">semana para ir verificando desde la programación de actividades hasta inquietudes u opiniones <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">que tenga el personal que ésta laborando. Esto es para tener retroalimentación en base a lo <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">que se está trabajando y así poder evitar contratiempos, además el efectuar estas reuniones <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">se prestan también para planear los trabajos que se van a realizar en la semana o incluso a <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">un mes.